%pruebas

\subsection{Establecimiento del plan de implantación}

\begin{tabular}{|p{3cm}|p{10cm}|}\hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Identificador:}38. Definición del plan de implantación}\\\hline
  \textbf{Entregables (Entrada):}&Plan de pruebas, catálogo de requisitos,
  diseño de la arquitectura del sistema carga inicial de datos\\\hline
  \textbf{Entregables (Salida):}&Plan de implantación\\ \hline
  \textbf{Participantes:}
  & Francisco Sainz Silva.\\
  & José Luis Sanroma Tato.\\
  & Director de usuarios\\ \hline
  \textbf{Descripción:}&Se define el plan que permite calcular correctamente
  el esfuerzo y los recursos necesarios para llevar a cabo la
  implantación.\\\hline
  \textbf{Duración:}& 1 semana.\\\hline
\end{tabular}
\vspace{2cm}



\begin{tabular}{|p{3cm}|p{10cm}|}\hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Identificador:}39. Especificación del equipo
  de implantación}\\\hline
  \textbf{Entregables (Entrada):}&Plan de implantación, catálogo de usuarios\\\hline
  \textbf{Entregables (Salida):}&Equipo de implantación\\ \hline
  \textbf{Participantes:}
  & Francisco Sainz Silva.\\
  & José Luis Sanroma Tato.\\
  & Luis Miguel Galán Alonso.\\ \hline
  \textbf{Descripción:}&En base al plan de implantación, se constituye el equipo de trabajo para
realizar la implantación y aceptación del sistema.\\\hline

  \textbf{Duración:}& 1 semana.\\\hline
\end{tabular}
\vspace{2cm}

\begin{tabular}{|p{3cm}|p{10cm}|}\hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Identificador:}40. Definición de la
    formación del equipo de implantación y usuarios finales.}\\\hline
  \textbf{Entregables (Entrada):}&Plan de implantación, catálogo de usuarios\\\hline
  \textbf{Entregables (Salida):}&Equipo de implantación\\ \hline
  \textbf{Participantes:}
  & Francisco Sainz Silva.\\
  & José Luis Sanroma Tato.\\
  & Luis Miguel Galán Alonso.\\ \hline
  \textbf{Descripción:}&Se determina la formación para el equipo responsable
  de la implantación así como la definición de la formación a los usuarios
  finales.\\\hline
  \textbf{Duración:}& 1 semana.\\\hline
\end{tabular}


\subsection{Incorporación al entorno de operación y pruebas del sistema}

\begin{tabular}{|p{3cm}|p{10cm}|}\hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Identificador:}41. realización de la instalación.}\\\hline
  \textbf{Entregables (Entrada):}&Plan de implantación, Producto software\\\hline
  \textbf{Entregables (Salida):}&Procedimientos de migración, y carga de
  datos y componentes instalados\\
  & Carga inicial de datos\\\hline
  \textbf{Participantes:}
  & Francisco Sainz Silva.\\
  & José Luis Sanroma Tato.\\
  & Luis Miguel Galán Alonso.\\ \hline
  \textbf{Descripción:}& Conforme al plan de implantación, se procede a la
  instalación de todos los componentes del nuevo sistema.\\\hline
  \textbf{Duración:}& 2 semanas.\\\hline
\end{tabular}
\vspace{2cm}

\begin{tabular}{|p{3cm}|p{10cm}|}\hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Identificador:}42. Migración y carga inicial
  de datos}\\\hline
  \textbf{Entregables (Entrada):}&Plan de implantación, Equipo de implantación\\\hline
  \textbf{Entregables (Salida):}&Base de datos cargada\\ \hline
  \textbf{Participantes:}
  & Equipo de implantación.\\
  & Administrador de bases de datos.\\\hline
  \textbf{Descripción:}&Se lleva a cabo la carga inicial de datos del sistema
  comprobando que finaliza correctamente, posteriormente, se realiza la
  migración de datos.\\\hline
  \textbf{Duración:}& 2 semanas.\\\hline
\end{tabular}
\vspace{2cm}


\begin{tabular}{|p{3cm}|p{10cm}|}\hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Identificador:}43. Ejecución y evaluación de
    pruebas de implantación y aceptación.}\\\hline
  \textbf{Entregables (Entrada):}&Plan de implantación, catálogo de usuarios\\\hline
  \textbf{Entregables (Salida):}&Resultado de las prueba de implantación\\ \hline
  \textbf{Participantes:}
  & Francisco Sainz Silva.\\
  & José Luis Sanroma Tato.\\
  & Luis Miguel Galán Alonso.\\ \hline
  \textbf{Descripción:}&se procede a realizar las pruebas de implantación y
  se evalúan los resultados observando las incidencias recibidas.\\\hline
  \textbf{Duración:}& 4 semanas.\\\hline
\end{tabular}
\vspace{2cm}



\subsection{Preparación del mantenimiento del sistema}
\begin{tabular}{|p{3cm}|p{10cm}|}\hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Identificador:}44. Preparación del
    mantenimiento del sistema.}\\\hline
  \textbf{Entregables (Entrada):}&Catálogo de requisitos\\\hline
  \textbf{Entregables (Salida):}&Plan de mantenimiento\\ \hline
  \textbf{Participantes:}
  & José Luis Sanroma Tato.\\
  & Luis Miguel Galán Alonso.\\ \hline
  \textbf{Descripción:}&Se persigue que el equipo encargado del mantenimiento
  se familiarice con él antes de que el sistema pase a producción.\\\hline
  \textbf{Duración:}& 1 semana.\\\hline
\end{tabular}

\subsection{Aprobación del sistema y paso a producción}
\begin{tabular}{|p{3cm}|p{10cm}|}\hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Identificador:}45. Presentación y aprobación
    del sistema.}\\\hline
  \textbf{Entregables (Entrada):}&Plan de implantación, catálogo de
  requisitos, Producto software\\\hline
  \textbf{Entregables (Salida):}&Plan de mantenimiento\\ \hline
  \textbf{Participantes:}
  & Francisco Sainz Silva.\\
  & EP.\\ \hline
  \textbf{Descripción:}& Se realiza la convocatoria para la presentación del
  sistema, se presenta al Comité de Dirección y se aprueba
  formalmente.\\\hline
  \textbf{Duración:}& 1 semana.\\\hline
\end{tabular}
\vspace{2cm}

\begin{tabular}{|p{3cm}|p{10cm}|}\hline
  \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Identificador:}46. Activación del sistema y
    paso a producción.}\\\hline
  \textbf{Entregables (Entrada):}&Plan de implantación\\\hline
  \textbf{Entregables (Salida):}&Activación del sistema\\ \hline
  \textbf{Participantes:}
  & Comité de dirección.\\
  & Ángel Sánchez Ruiz.\\ \hline
  \textbf{Descripción:}&S e inicia el nuevo sistema y se produce el paso a producción; una vez que el
sistema ya está en producción, se le notifica al responsable de mantenimiento, al
responsable de operación y al Comité de Dirección.\\\hline
  \textbf{Duración:}& 1 semana.\\\hline
\end{tabular}
\vspace{2cm}




